# 恒天项目概况与范围

> 来源状态：原 KB_恒天奥特发系统.md 第一部分。合同、SOW、补充协议和正式函未随当前仓库提交；详见 [来源与证据索引](09_来源与证据索引.md)。
>
> 返回：[项目导航](00_项目导航.md)

> 证据纪律：以下内容均为摘要记录；当前没有可访问原件时不得写作“已复核”。每一行的受控来源状态以 [来源注册表](09_来源与证据索引.md) 为准。

## 项目基本信息

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 恒天集团 · Autefa SAP S/4HANA Cloud Public Edition 实施项目 |
| 客户 | 中国恒天集团（CHTC）/ Autefa（奥地利纺织机械制造商） |
| 甲方法人 | Hi-Tech Textile Holding GmbH（Wegscheider Strace 15, LINZ, Austria） |
| 乙方（实施方） | BosCloud Jiangsu Science and Technology Co., Ltd.（博思云商江苏科技有限公司） |
| 产品 | SAP S/4HANA Cloud Public Edition 2602 |
| 主合同编号 | BOS20250805001（2025-08-08 签署） |
| 开发平台 | SAP ERP Cloud + BTP + CPI |

## 系统环境

| 系统 | 用途 | URL |
| --- | --- | --- |
| Autefa 系统 | 项目实施 | https://my426297.s4hana.cloud.sap/ |
| Monforts 系统 | 项目实施 | https://my426299.s4hana.cloud.sap/ |

## 覆盖模块与业务范围

覆盖模块：SD（销售）、MM（物料）、FI/CO（财务）、PP（生产）、QM（质量）、WM（仓储）、PS（项目系统）、PM（维护）。

- 销售型项目主线业务（Project Order）
- 备件销售（Spare Parts Sales）
- 物料采购、入库及发票
- 售后服务与维护

## 交付与补充协议

Clean Core：保持 SAP Cloud 标准系统界面风格，不修改核心。差异化通过 BTP Side-by-Side 实现。

| 协议 | 日期 | 金额 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 补充协议 1 | 2026-03-02 | RMB 220,000 | 含420人天开发配额 |
| 补充协议 2 | 2026-07-10 | RMB 250,000 | 后续开发费用 |

## 第三方总体规则

甲方（恒天/Autefa）自行承担第三方集成，乙方提供 SAP 标准 API 接口文档。具体集成状态见 [集成约定](06_集成约定.md)。

## 可维护范围记录

### 已验证范围内

| 记录 ID | 摘要记录 | 状态 | 来源注册表记录 ID | 最后复核 | 更新触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HT-SCOPE-001 | 模块、业务场景和第三方总体规则的项目 KB 摘要 | 待确认（原件未复核） | SRC-001、SRC-002、SRC-003、SRC-008 | 2026-07-20；KB 维护角色待指定 | 合同、SOW、补充协议或范围变更 |

### 已验证范围外

| 记录 ID | 范围外事项 | 依据 | 状态 | 最后复核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HT-SCOPE-002 | 未经项目 KB 和受控原件证实的 On-Premise 工具、底表、IMG、ABAP/Z 开发及经典 GUI 路径 | `AGENTS.md`“明确边界”与“铁律零：Cloud Public Edition 拦截” | 已确认（运行规约） | 2026-07-21；运行规约 Owner 待指定 |

### 资料不足，不能判断

| 记录 ID | 不能判断的事项 | 缺失来源 | 所需复核角色 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HT-SCOPE-003 | 合同/SOW 中的精确范围、补充协议效力、系统 URL 与任何当前承诺 | 受控合同、SOW、补充协议、正式函原件 | 项目经理和经授权合同/范围 Owner | 证据不足 |
