# 恒天项目蓝图决策：业务、迁移与集成

> 来源状态：原 `KB_恒天奥特发系统.md` 第 3.7 至 3.14 节的摘要。会议原件未随仓库提交；下列记录不是已复核原件。
>
> 返回：[项目导航](00_项目导航.md)｜来源：[来源注册表](09_来源与证据索引.md)

## 决策记录

| 记录 ID | 事实/决定摘要 | 状态 | 生效日期 | 责任角色 | 证据锚点 | 最后复核 | 更新触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HT-MM-001 | 采购订单图纸自动附加的可行性需要内部讨论；Autefa 约 35,000 个物料，迁移重新编码可考虑沿用图纸号；批次状态码需统一，标准件可考虑制造商目录。 | 需研究（摘要记录，原件未复核） | 证据不足 | MM 蓝图 Owner 待确认 | SRC-008；摘要注明“2026-03-05 ASA 生产讨论会”，原件未入库 | 2026-07-20；KB 维护角色待指定 | 图纸、物料编码、批次或目录方案变更 |
| HT-MM-002 | 摘要称采购外包加工费计入采购订单科目，产成品外包下达生产订单。 | 待确认（摘要记录，原件未复核） | 证据不足 | MM/PP 蓝图 Owner 待确认 | SRC-008；摘要注明“2025-08-06 FICO 会议纪要”，原件未入库 | 2026-07-20；KB 维护角色待指定 | 外包加工流程或科目规则变更 |
| HT-SD-001 | 摘要称销售/服务发票自动过账至应收；预付款作为首付款后结算余额；分期付款可按交付 90%、6 个月后 10% 手工处理。 | 待确认（摘要记录，原件未复核） | 证据不足 | SD/FI 蓝图 Owner 待确认 | SRC-008；摘要注明“2025-08-06 FICO 会议纪要”，原件未入库 | 2026-07-20；KB 维护角色待指定 | 定价、开票、预付款或分期规则变更 |
| HT-PP-001 | 摘要称 ASA 有约 18 个工序，工艺路线按订单选择；标准/特殊材料采购方式不同；生产版本、VC BOM、选项特征、定制特征及无编码旧 BOM 映射需进一步梳理。 | 待确认（摘要记录，原件未复核） | 证据不足 | PP 蓝图 Owner 待确认 | SRC-008；摘要注明“2026-03-05、Monforts 0716/0717 会议纪要”，原件未入库 | 2026-07-20；KB 维护角色待指定 | 工艺路线、BOM、生产版本或迁移规则变更 |
| HT-PS-001 | 摘要称 WBS 与 Innosoft 同步、预算/计划/实际时间、项目日期、加班费用、公司间 STO/采购、报价到销售订单和功能筛选等事项仍需按会议结论确认。 | 待确认（摘要记录，原件未复核） | 证据不足 | PS 蓝图 Owner 待确认 | SRC-008；摘要注明“Monforts 0716/0717、2025-08-08 会议纪要”，原件未入库 | 2026-07-20；KB 维护角色待指定 | WBS、项目采购、结算、接口或需求范围变更 |
| HT-QM-001 | 每个项目需有产品质检清单和质量检验流程；SAP Cloud 中质检单打印方案需要研究。 | 需研究（摘要记录，原件未复核） | 证据不足 | QM 蓝图 Owner 待确认 | SRC-008；摘要注明“Monforts 0716/0717 会议纪要”，原件未入库 | 2026-07-20；KB 维护角色待指定 | 质量流程或打印方案变更 |
| HT-MIG-001 | 摘要称客户/供应商经 CHTC 验证后统一编号，项目预估 3–5 个工作日；静态数据和动态数据范围如摘要所列。 | 待确认（摘要记录，原件未复核） | 证据不足 | 数据迁移 Owner 待确认 | SRC-008；摘要注明“2025-08-08 欧洲讨论会议纪要”，原件未入库 | 2026-07-20；KB 维护角色待指定 | 迁移对象、编号、计划或验收结论变更 |
| HT-INT-001 | 摘要记录 HR/BMD 的 HTML/XML 触点、银企直联未定、Innosoft 实时双写待现场确认、BIP 报表范围待确认，以及 Makomo/E-PLAN 的第三方属性。 | 待确认（摘要记录，原件未复核） | 证据不足 | 集成 Owner 待确认 | SRC-008；摘要注明“2025-08-06 FICO 会议纪要”，原件未入库 | 2026-07-20；KB 维护角色待指定 | 接口、数据交换、第三方责任或范围变更 |

## 使用规则

- “需研究”“待确认”是可过滤状态，不能与已确认事项混排，更不得转换为 SAP 配置结论。
- 第三方、RICEFW 与 CPI 的内部实现未由本文件定义；只可引用 [集成约定](06_集成约定.md) 中的 SAP 触点、证据和升级条件。
