# 1A8 Internal Project Management — 内部项目管理（专业服务）  
**模块**：PS | **版本**：S/4HANA Cloud 2602 | **来源**：1A8_S4CLD2602_BPD_EN_CN.docx | **CN本地化**：是  
**上层引用**：SA KB `SAP_Scope_Item_Catalog_RAG.md` → `## SCOPE-ITEM: 1A8`；`FSD_03_RD_PLM_Capabilities.md` §3.12 Professional Services  

## 流程概述  
管理公司内部专业服务项目端到端流程。聚焦内部项目管理和成本，集成项目计划与人员分配、物料与服务采购、工时记录。支持期末结算、项目关键数据分析。不含客户开票功能（与 J11 区别）。  

## 前置条件  
### 所需角色（BPD §2.2）  
| 角色模板 | 角色ID |
|---------|--------|
| Project Manager - Professional Services | `SAP_BR_PROJECT_MANAGER_PROF` |
| Employee | `SAP_BR_EMPLOYEE` |
| Cost Accountant - Overhead | `SAP_BR_OVERHEAD_ACCOUNTANT` |
| Configuration Expert - Business Process Configuration | `SAP_BR_BPC_EXPERT` |

### 所需主数据（BPD §2.3）  
| 数据 | 样例值 | 说明 |
|------|--------|------|
| Controlling Area | A000 | — |
| Company Code | 1310 | — |
| Plant | 1310 | Plant 1 CN |
| Cost Center | 13101902 | 示例成本中心 |
| Activity Type | T002 | 示例作业类型 |
| 物料主数据 | 示例物料 | 通过 Create Material Master Data 创建 |

### 组织架构参数  
- 服务组织、成本率、费用类型需预先配置（同 J11 前置步骤）  
- Worker 数据需通过 Import Worker Data 导入  

## 操作步骤  
### 步骤 1：创建内部项目（必选）  
**App**：Project Control - Professional Services Projects (F6869) | **角色**：Project Manager - Professional Services | **URL Hash**：原文未列  
1. 以 Project Manager - Professional Services 登录 Fiori Launchpad  
2. 打开 `Project Control - Professional Services Projects (F6869)`  
3. 选择 **Create > Internal Project**  
4. 维护项目信息：Project Name、Project Profile、Responsible Cost Center、Company Code、Controlling Area  
5. 选择 **Create**  
**预期结果**：内部项目创建成功。  

### 步骤 2：复制项目（可选）  
**App**：Plan Internal Projects (F1656) | **角色**：Project Manager - Professional Services | **URL Hash**：原文未列  
1. 打开 `Plan Internal Projects (F1656)`  
2. 搜索源项目  
3. 选择 **Copy Project**，输入新项目信息  
4. 选择 **Create**  
**预期结果**：基于模板的新内部项目创建完成。  

### 步骤 3：维护工作包与时间计划（必选）  
**App**：Project Control - Professional Services Projects (F6869) | **角色**：Project Manager - Professional Services | **URL Hash**：原文未列  
1. 打开内部项目，选择 **Plan** 视图  
2. 创建 Work Package（名称、日期范围、类型）  
3. 分配 Roles（角色）  
4. 添加 Expense Types  
5. 设置 Quantity  
6. (可选) 设置 Block Functions、添加文档附件  
**预期结果**：工作包创建完成，角色与费用已分配。  

### 步骤 4：维护结算规则（必选）  
**App**：Project Control - Professional Services Projects (F6869) | **角色**：Project Manager - Professional Services | **URL Hash**：原文未列  
1. 选择 Settlement Rule 视图  
2. 定义结算接收方（如 Cost Center、G/L Account、Asset）  
3. 设置分配百分比  
**预期结果**：结算规则维护完成。  

### 步骤 5：维护工作包人员分配（必选）  
**App**：Project Control - Professional Services Projects (F6869) | **角色**：Project Manager - Professional Services | **URL Hash**：原文未列  
1. 在 Work Packages 视图中选择工作包  
2. 选择 **Add Resource**，搜索并分配员工  
3. 查看员工可用性及 Fact Sheet  
**预期结果**：员工分配到对应工作包。  

### 步骤 6：执行项目结算（必选）  
**App**：原文未列 | **角色**：原文未列 | **URL Hash**：原文未列  
1. 选择 **Run Settlement**  
**预期结果**：项目成本按结算规则分配到接收方。  

### 步骤 7：设置项目状态为已完工（必选）  
**App**：Project Control - Professional Services Projects (F6869) | **角色**：Project Manager - Professional Services | **URL Hash**：原文未列  
1. 打开项目，选择 **Edit**  
2. 将 System Stage 改为 **Completed**  
3. 保存  
**预期结果**：项目阶段更新为 Completed。  

### 步骤 8：关闭内部项目（必选）  
**App**：Project Control - Professional Services Projects (F6869) | **角色**：Project Manager - Professional Services | **URL Hash**：原文未列  
1. 打开项目，选择 **Edit**  
2. 选择 **Close Project**  
3. 保存  
**预期结果**：内部项目关闭。  

### 步骤 9：重置项目状态（可选）  
**App**：Project Control - Professional Services Projects (F6869) | **角色**：Project Manager - Professional Services | **URL Hash**：原文未列  
1. 打开已关闭项目  
2. 选择 **Edit** > System Stage = Completed  
3. 保存  
**预期结果**：项目从 Closed 回退到 Completed。  

### 步骤 10：Situation Handling（可选）  
**App**：My Home | **角色**：Project Manager - Professional Services | **URL Hash**：原文未列  
1. 从 My Home 检查 Situation Tile  
2. 根据 Situation 提示操作（如项目阶段变更）  
3. 关闭 Situation  
**预期结果**：Situation 处理完成。  

## 后续流程  
- 工时记录 → `KB_PS_J12_Time-Recording.md`  
- 项目采购 → `KB_PS_J13_Service-and-Material-Procurement.md`  
- 项目结算 → `KB_PS_BNA_Period-End-Closing-Projects.md`（待建）  

## 注意事项  
- 1A8 不含客户开票功能，项目为纯内部成本型  
- 必须维护结算规则（Settlement Rule），否则项目成本无法结转  
- 不支持 Project Coding Mask（状态是内部项目）  
- 材料主数据需在 Create Material Master Data 前置步骤中维护  
- 其余前置步骤（成本率、服务组织、费用类型）与 J11 共用  

---
## 实战经验（★★★）  
*（建设期留空）*
