# 1NT Project Control – Finance — 项目控制（财务）  
**模块**：PS | **版本**：S/4HANA Cloud 2602 | **来源**：1NT_S4CLD2602_BPD_EN_CN.docx | **CN本地化**：是  
**上层引用**：SA KB `SAP_Scope_Item_Catalog_RAG.md` → `## SCOPE-ITEM: 1NT`；`FSD_01_Finance_HR_Capabilities.md` §3.9.1 Management Accounting and Margin Analysis  

## 流程概述  
公司通过项目来计划协调工作、安排人员、跟踪进度与成本。创建 WBS（工作分解结构）作为核算结构，计划成本通过 SAP Analytics Cloud 上传。项目释放后执行（工时、采购、总账过账、作业分配）。项目财务控制员通过概览页面和详细报表监控项目成本。期末执行间接费用分摊、结算等作业，最后完成并关闭项目。  

## 前置条件  
### 所需角色（BPD §2.2）  
| 角色模板 | 角色ID |
|---------|--------|
| Project Financial Controller | `SAP_BR_PROJ_FIN_CONTROLLER` |
| Configuration Expert - Business Process Configuration | `SAP_BR_BPC_EXPERT` |
| General Ledger Accountant | `SAP_BR_GL_ACCOUNTANT` |
| Cost Accountant - Overhead | `SAP_BR_OVERHEAD_ACCOUNTANT` |
| Analytics Specialist | `SAP_BR_ANALYTICS_SPECIALIST` |
| Business Process Specialist | `SAP_BR_BUSINESS_PROCESS_SPEC` |

### 所需主数据（BPD §2.3）  
| 数据 | 样例值 | 说明 |
|------|--------|------|
| Controlling Area | A000 | — |
| Company Code | 1310 | — |
| Plant | 1310 | Plant 1 CN |
| Cost Center | 13101501 (R&D), 13101601 (Marketing), 13101321 (Services/Consulting) | — |
| Activity Type | 8 (Consulting) | — |
| G/L Account | 61005000, 61007000, 61003000, 61008000, 10010000 | 差旅费用类 |
| Profit Center | YB600 (Shared Services), YB110 (Product A) | — |
| Functional Area | YB25 (Consulting/Services), YB75 (Other expenses) | — |

### 组织架构参数  
- 成本率需在 `Manage Cost Rates – Services (F3161)` 中维护  
- 实际成本率：Cost Center 13101321 / 13101101，Activity Type 8，Rate 100 CNY/H  
- FS Version YPS2 需配置（参见 1IL）  
- Project Coding Mask 可自定义项目编号规则  

## 操作步骤  
### 步骤 1：创建项目（必选）  
**App**：Project Control - Enterprise Projects (F3215) | **角色**：Project Financial Controller | **URL Hash**：原文未列  
1. 以 Project Financial Controller 登录 Fiori Launchpad  
2. 选择创建项目，选择 Project Profile（如 Overhead / Investment / Cost Object）  
3. 维护：Project Name、WBS Element、Responsible Cost Center、Company Code、Currency  
4. 选择 **Create**  
**预期结果**：项目结构（WBS）创建完成。  

### 步骤 2：捕获计划成本（必选）  
**App**：Import Financial Plan Data (F1711) | **角色**：Project Financial Controller | **URL Hash**：原文未列  
1. 通过 SAP Analytics Cloud 上传计划成本数据  
2. 或在 Fiori 中手动输入计划成本  
**预期结果**：项目计划成本已录入。  

### 步骤 3：捕获项目预算（必选）  
**App**：Manage Budget Documents - Projects (F5342) | **角色**：Project Financial Controller | **URL Hash**：原文未列  
1. (可选) 通过文件上传项目预算  
2. (可选) 手动管理项目预算  
**预期结果**：项目预算已维护，可用于预算控制。  

### 步骤 4：定义需求（可选）  
**App**：Define Demand | **角色**：原文未列 | **URL Hash**：原文未列  
1. 创建项目的采购需求计划  
**预期结果**：需求计划完成。  

### 步骤 5：释放项目/项目部分（必选）  
**App**：Project Control - Enterprise Projects (F3215) | **角色**：Project Financial Controller | **URL Hash**：原文未列  
1. 选择项目或 WBS 元素  
2. 设置 Release 状态  
**预期结果**：项目释放，允许计入实际成本和工时。  

### 步骤 6：直接作业分配（可选）  
**App**：Manage Direct Activity Allocation - Deprecated (F3697) | **角色**：Cost Accountant - Overhead | **URL Hash**：原文未列  
1. 打开 `Manage Direct Activity Allocation - Deprecated (F3697)`  
2. 选择发送方成本中心、作业类型、接收方 WBS 元素  
3. 输入数量并过账  
**预期结果**：作业分配过账完成。  

### 步骤 7：过账总账凭证（必选）  
**App**：Post General Journal Entries (F0718) | **角色**：General Ledger Accountant | **URL Hash**：原文未列  
1. 创建总账凭证，记账到 WBS 元素  
**预期结果**：总账凭证过账完成。  

### 步骤 8：工时记录（必选）  
**App**：Manage My Timesheet (F1823) | **角色**：Employee | **URL Hash**：原文未列  
*（参见 `KB_PS_J12_Time-Recording.md`）》*  
**预期结果**：项目工时已记录。  

### 步骤 9：项目控制采购（必选）  
**App**：Manage Project Procurement (F2930) | **角色**：Project Financial Controller | **URL Hash**：原文未列  
*（通过 4RF 范围项处理项目采购）》*  

### 步骤 10：监控项目（必选）  
**App**：Project Financial Controller Overview (F3078) / Monitor Projects (F3088) / Project Cost Report - Plan/Actual (F2513) / Project Budget Report (F3377) / Manage Project Procurement (F2930) / P&L Plan/Actual - Profit and Loss (F1710) | **角色**：Project Financial Controller | **URL Hash**：原文未列  
1. 监控通知（可选）  
2. 通过 `Project Financial Controller Overview (F3078)` 查看  
3. 通过 `Monitor Projects (F3088)` 查看  
4. 通过 `Project Cost Report - Plan/Actual (F2513)` 查看  
5. 通过 `Project Budget Report (F3377)` 查看  
6. 通过 `Manage Project Procurement (F2930)` 查看  
7. 通过 `P&L Plan/Actual - Profit and Loss (F1710)` 查看  
**预期结果**：项目成本、预算、采购状态可视化。  

### 步骤 11：检查/更新结算规则（可选）  
**App**：Project Control - Enterprise Projects (F3215) | **角色**：Project Financial Controller | **URL Hash**：原文未列  
1. **间接费用项目**：结算到 Cost Center  
2. **投资项目**：结算到 Asset Under Construction（AUC）  
**预期结果**：结算规则维护完成。  

### 步骤 12：期末关闭项目（可选）  
**App**：Apply Overhead / Run Settlement / Monitor Financials | **角色**：原文未列 | **URL Hash**：原文未列  
1. 应用间接费用分摊  
2. 运行项目结算  
3. 监控财务结果  
**预期结果**：期末关闭完成。  

### 步骤 13：完成项目部分/项目（必选）  
**App**：Project Control - Enterprise Projects (F3215) | **角色**：Project Financial Controller | **URL Hash**：原文未列  
1. 设置 WBS 元素为 Completed  
**预期结果**：项目部分标记为已完成。  

### 步骤 14：关闭项目部分/项目（必选）  
**App**：Project Control - Enterprise Projects (F3215) | **角色**：Project Financial Controller | **URL Hash**：原文未列  
1. 设置 WBS 元素为 Closed  
**预期结果**：项目关闭。  

## 后续流程  
- 项目结算 → `KB_PS_BNA_Period-End-Closing-Projects.md`（待建）  
- 资产结算（投资项目）→ `KB_FI_J62_Asset-Accounting.md`  
- 项目采购 → `KB_PS_4RF_Project-Control-Resourcing-and-Procurement.md`（待建）  
- 联合记账（可选）→ `KB_PS_3F7_Joint-Ve