# 恒天项目未决问题摘要

> 来源状态：原 `KB_恒天奥特发系统.md` 第四部分的摘要，原件未复核。
>
> 本文件是项目事实摘要，不替代独立 Issue Ledger，也不代表下列事项已登记、已处理或已关闭。
>
> 返回：[项目导航](00_项目导航.md)｜来源：[来源注册表](09_来源与证据索引.md)

## 未决问题清单

| 摘要 ID | 问题 | 提出来源 | 状态 | 摘要责任角色 | 下一步 | 截止日 | 最后更新 | 已转正式 Ledger | 正式 Issue ID | 证据记录 ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U-001 | FIBU 科目 BIP 项目映射，需确定统驭科目 | 2026-03-03 FICO 会 | 待确认（原件未复核） | 丁伟/胡欣然 | 取得会议原件并由 FICO Owner 确认 | 证据不足 | 2026-07-20；结构复审 | 否；Ledger 未可用 | 不适用 | SRC-008 |
| U-002 | 采购订单科目应指定什么项目（数量为 0 时） | 2026-03-03 FICO 会 | 待确认（原件未复核） | 待确认 | 取得会议原件并由 FICO Owner 确认 | 证据不足 | 2026-07-20；结构复审 | 否；Ledger 未可用 | 不适用 | SRC-008 |
| U-003 | 客户提供费用科目映射表（采购自动匹配费用科目） | 2026-03-03 FICO 会 | 待确认（原件未复核） | 客户（Gerhard） | 取得会议原件和映射表受控版本 | 证据不足 | 2026-07-20；结构复审 | 否；Ledger 未可用 | 不适用 | SRC-008 |
| U-004 | 包装材料按费用处理还是保留数量结构成本核算 | 2026-03-03 FICO 会 | 待确认（原件未复核） | 丁伟 | 取得会议原件并由 FICO Owner 确认 | 证据不足 | 2026-07-20；结构复审 | 否；Ledger 未可用 | 不适用 | SRC-008 |
| U-005 | 固定资产分类和头寸确认 | 2026-03-03 FICO 会 | 待确认（原件未复核） | 丁伟 | 取得会议原件和资产主数据依据 | 证据不足 | 2026-07-20；结构复审 | 否；Ledger 未可用 | 不适用 | SRC-008 |
| U-006 | 研发成本追踪方案（项目结构/WBS） | 2025-08-08 欧洲讨论 | 待确认（原件未复核） | 待确认 | 取得会议原件并由 PS Owner 确认 | 证据不足 | 2026-07-20；结构复审 | 否；Ledger 未可用 | 不适用 | SRC-008 |
| U-007 | 数据录入延迟：子公司未及时提供数据 | 2026-07-13 正式回复 | 待确认（原件未复核） | 客户（宋经理） | 取得正式回复原件并由项目经理确认 | 证据不足 | 2026-07-20；结构复审 | 否；Ledger 未可用 | 不适用 | SRC-006 |
| U-008 | 人员变动及交接问题 | 2026-07-13 正式回复 | 待确认（原件未复核） | 客户（宋经理） | 取得正式回复原件并由项目经理确认 | 证据不足 | 2026-07-20；结构复审 | 否；Ledger 未可用 | 不适用 | SRC-006 |
| U-009 | 业务需求调整及范围变更 | 2026-07-13 正式回复 | 待确认（原件未复核） | SA（舒蔚鸣） | 取得正式回复原件并走变更确认 | 证据不足 | 2026-07-20；结构复审 | 否；Ledger 未可用 | 不适用 | SRC-006 |
| U-010 | 仓库搬迁影响（仓位变更） | 2026-07-13 正式回复 | 待确认（原件未复核） | 客户（谭经理） | 取得正式回复原件和组织/仓位变更依据 | 证据不足 | 2026-07-20；结构复审 | 否；Ledger 未可用 | 不适用 | SRC-006 |
| U-011 | PS 标准模块逻辑与客户现有流程差异 | 2026-07-13 正式回复 | 待确认（原件未复核） | SA（舒蔚鸣） | 取得正式回复原件并由 PS Owner 确认 | 证据不足 | 2026-07-20；结构复审 | 否；Ledger 未可用 | 不适用 | SRC-006 |
| U-012 | 运费/关税分摊到库存/费用的规则确认 | 2025-08-06 FICO 会 | 待确认（原件未复核） | 客户（Gerhard） | 取得会议原件并由 FICO/MM Owner 确认 | 证据不足 | 2026-07-20；结构复审 | 否；Ledger 未可用 | 不适用 | SRC-008 |
| U-013 | 物料编码方案（沿用图纸号 vs 重新编码） | 2025-08-08 欧洲讨论 | 待确认（原件未复核） | 客户（陈鹏飞） | 取得会议原件并由迁移 Owner 确认 | 证据不足 | 2026-07-20；结构复审 | 否；Ledger 未可用 | 不适用 | SRC-008 |
| U-014 | Innosoft 与 SAP 实时双写同步方案确认 | Monforts 0716/0717 | 待确认（原件未复核） | 待现场确认 | 取得会议原件及受控接口设计 | 证据不足 | 2026-07-20；结构复审 | 否；Ledger 未可用 | 不适用 | SRC-008 |
| U-015 | 银企直联方案（直接付款处理） | 2025-08-06 FICO 会 | 待确认（原件未复核） | 客户 | 取得会议原件和经批准的集成范围 | 证据不足 | 2026-07-20；结构复审 | 否；Ledger 未可用 | 不适用 | SRC-008 |
| U-016 | QA 质检单打印方案（SAP Cloud 打印） | Monforts 0716/0717 | 需研究（原件未复核） | 谭凤 | 取得会议原件并走 Cloud 路由核查 | 证据不足 | 2026-07-20；结构复审 | 否；Ledger 未可用 | 不适用 | SRC-008 |
| U-017 | 中国 BIP 是否负责欧洲数据报表 | 2025-08-06 FICO 会 | 待确认（原件未复核） | Rachel（客户） | 取得会议原件和范围确认 | 证据不足 | 2026-07-20；结构复审 | 否；Ledger 未可用 | 不适用 | SRC-008 |
| U-018 | Kanmerumlage 税在 SAP 中的自动实现 | 2025-08-08 欧洲讨论 | 待确认（原件未复核） | 丁伟 | 取得会议原件并由税务/FICO Owner 确认 | 证据不足 | 2026-07-20；结构复审 | 否；Ledger 未可用 | 不适用 | SRC-008 |

## 使用规则

- “摘要责任角色”是原摘要中的角色/姓名，不等同于 KB 治理 Owner 或正式 Issue 的责任人。
- 只有完成独立 Ledger 注册、读取验证和批准流程后，才可将已登记的正式 Issue ID 写入本表。
