# KB_恒天奥特发系统 — 项目知识库

> 产物篇：按 KB_建设方法论_指导书 v1.0 第三部分「项目KB建设指南」创建
> v1.1：新增 Scope Item 映射 + E2E架构引用 + SC KB操作索引 + KB使用说明（基于SA/SC KB 学习），通过 KB_审计报告.md 验收
> 版本：v1.0 | 创建日期：2026-07-15 | Owner：张静（项目经理）
> 来源：合同/SOW/补充协议/会议纪要/项目组工作安排/正式回复函
> 触发更新：蓝图决策变更 → 配置选择更改 → 里程碑完成 → KB有误发现

---

## 第一部分：项目概况

### 1.1 项目基本信息

| 项 | 内容 |
|----|------|
| 项目名称 | 恒天集团 · Autefa SAP S/4HANA Cloud Public Edition 实施项目 |
| 客户 | 中国恒天集团（CHTC）/ Autefa（奥地利纺织机械制造商） |
| 甲方法人 | Hi-Tech Textile Holding GmbH（Wegscheider Strace 15, LINZ, Austria） |
| 乙方（实施方） | BosCloud Jiangsu Science and Technology Co., Ltd.（博思云商江苏科技有限公司） |
| 产品 | SAP S/4HANA Cloud Public Edition 2602 |
| 主合同编号 | BOS20250805001（2025-08-08 签署） |
| 开发平台 | SAP ERP Cloud + BTP + CPI |

### 1.2 系统环境

| 系统 | 用途 | URL |
|------|------|-----|
| Autefa 系统 | 项目实施 | https://my426297.s4hana.cloud.sap/ |
| Monforts 系统 | 项目实施 | https://my426299.s4hana.cloud.sap/ |

### 1.3 覆盖模块

SD（销售）、MM（物料）、FI/CO（财务）、PP（生产）、QM（质量）、WM（仓储）、PS（项目系统）、PM（维护）

### 1.4 业务场景范围

- 销售型项目主线业务（Project Order）
- 备件销售（Spare Parts Sales）
- 物料采购、入库及发票
- 售后服务与维护

### 1.5 交付模式

Clean Core：保持 SAP Cloud 标准系统界面风格，不修改核心。差异化通过 BTP Side-by-Side 实现。

### 1.6 补充协议

| 协议 | 日期 | 金额 | 内容 |
|------|------|------|------|
| 补充协议 1 | 2026-03-02 | RMB 220,000 | 含420人天开发配额 |
| 补充协议 2 | 2026-07-10 | RMB 250,000 | 后续开发费用 |

### 1.7 第三方集成规则

甲方（恒天/Autefa）自行承担第三方集成，乙方提供 SAP 标准 API 接口文档。

---

## 第二部分：公司代码结构

### 2.1 Autefa 集团（奥地利控股）

| 公司代码 | 缩写 | 公司名称 | 国家 | 城市 | 业务范围 | 上线计划 |
|---------|------|---------|------|------|---------|---------|
| 7600 | HTTH | Hi-Tech Textile Holding GmbH | 奥地利 | Linz | 财务总账，固定资产管理 | 2026/1/1-2/15 |
| 7610 | ASG | Autefa Solutions Germany GmbH | 德国 | Augsburg | 销售，设计，制造，组装，采购，服务 | 2026-06-01 |
| 7620 | ASI | Autefa Solutions Italy S.r.l. | 意大利 | Biella | 销售，研发，组装，采购，服务 | 2026-05-01 |
| 7630 | ASA | Autefa Solutions Austria GmbH | 奥地利 | Linz | 销售，设计，制造，组装，采购，服务 | 2026/2/1-4/20 |
| 7640 | ASC | Autefa Solutions Switzerland AG | 瑞士 | Frauenfeld | 销售，研发，服务 | 2026/1/1-2/15 |
| 7650 | ASNA | Autefa Solution USA | 美国 | Fort Mill | 销售，采购，服务 | 2026/1/1-2/15 |
| 7500 | ASWX | Autefa Solution Wuxi | 中国 | 无锡 | 财务数据处理方案 | 待定 |

### 2.2 Monforts & Fong's EU 集团

| 公司代码 | 缩写 | 公司名称 | 国家 | 业务范围 | 上线计划 |
|---------|------|---------|------|---------|---------|
| 8540 | AMT V | AMT holding GMBH | 德国 | 财务总账，固定资产管理 | 2026-01-01 |
| 8530 | Montex | MT Montex | 奥地利 | 销售，研发，制造，组装，采购，服务 | 2026-04-01 |
| 8520 | AMT KG | AMT Monforts Germany | 德国 | 销售，研发，组装，采购，服务 | 2026-04-01 |
| 8160 | FEU | Fong's EU | 德国 | 研发，服务，财务总账 | 2026-01-01 |

### 2.3 控制范围

A000（统一控制范围，覆盖 Autefa 集团 + Monforts/Fong's 集团）

---

## 第三部分：蓝图决策记录

### 3.1 FICO — 会计科目表（COA）结构（来源：2025-08-06 FICO 会议纪要）

- 使用并行会计科目表：本地科目表 + 合并科目表
- 并行评估（0L/2L/4G）：
  - 0L — 本地评估层，用于本地会计准则（德国 HGB、奥地利 UGB、意大利），10位科目号
  - 2L — 控股评估层，用于按德国会计准则进行集团合并
  - 4G — 中国评估层，用于中国 CNAP 会计准则（Rachel 负责）
- 合并账户：每个公司一个单独合并账户，用于集团会计科目映射

### 3.2 FICO — 成本要素与自动确定（来源：2026-03-03 FICO 会议纪要）

- 成本要素：ASA 之前使用间接方法（一次性结转），SAP 中改为直接方法（逐笔记录成本要素）
- 自动科目确定：采购通过物料组自动匹配对应费用科目（需客户提供费用科目映射表）
- 采购订单：发票校验时若采购订单数量为0，需确认采购订单科目应指定什么项目
- 包装材料费用：目前使用数量结构的成本核算，需确认是否继续使用

### 3.3 FICO — 固定资产（来源：2025-08-06 和 2026-03-03 FICO 会议纪要）

- 固定资产分类和头寸需确认（参考 ASA BS 资产表）
- 固定资产购置：希望保留固定资产主数据字段，按当地规则详细分类
- 在建工程作为固定资产（Anlage im Bau）
- 累计折旧科目：3个（来源：2025-08 会议）
- 折旧计算：90%折旧法，自动计算（来源：2026-03-05 ASA生产讨论）
- 韩国/台湾税务规则：投资抵免税额（Investment Tax Credit），可抵扣追索（来源：2025-08-08 会议）

### 3.4 FICO — 成本中心（来源：2025-08-06 FICO 会议纪要）

- 成本中心按部门建立：生产、销售、管理、研发
- 制造费用归集：人工/机器工时计入
- 成本中心组：合并成本中心（制造费用、管理费用）用于报表

### 3.5 FICO — 数据迁移

- SAP 2026年1月上线，历史数据保留10年（原系统 AMS 中保留）
- 期初余额（应收、应付、库存）使用新会计科目手动录入 SAP
- 旧科目通过 Excel 映射到新科目（避免映射丢失造成数据丢失风险）
- 客户和供应商使用相同的编码

### 3.6 FICO — 增值税（VAT）（来源：2025-08-08 欧洲讨论会议纪要）

- 德国使用 75/76 码及逆向征收（reverse charge）
- 欧盟内部交易使用 90/91 码，非欧盟使用 911 码，欧盟进口 0% 税率
- 预缴增值税：收款时申报（德国规定）
- 欧盟跨境预付：0%税率，系统需手动输入税率
- 税码账户结构：每税种对应专项税码账户，用于控制汇总

### 3.7 MM — 采购与物料管理（来源：2026-03-05 ASA生产讨论会议）

- 采购订单图纸管理：Stefan 希望系统在采购订单中自动附加对应图纸文件（BOS：需内部讨论是否可行）
- 物料编码：Autefa 约 35,000 个物料，SAP 迁移时重新编码，可沿用图纸号作为物料号以保持一致性
- 批次状态码：各工厂统一标识
- 标准件可考虑使用制造商目录（来源：2025-08-08 会议纪要）

### 3.8 MM — 外包加工（来源：2025-08-06 FICO 会议纪要）

- 采购外包：加工费计入采购订单科目
- 产成品外包：下达生产订单

### 3.9 SD — 定价与开票（来源：2025-08-06 FICO 会议纪要）

- 客户发票：销售/服务发票自动过账到应收
- 预付款可作为首付款处理，再结算余额
- 分期付款：支持供应商/客户分期付款，例如交付时 90%、6个月后 10%（手动处理）

### 3.10 PP — 生产与 BOM（来源：2026-03-05 和 Monforts 0716/0717 会议纪要）

- ASA 生产过程包含切割、焊接、铣削、钻孔、组装等（约 18 个工序）
- 加工路径：为跟踪加工中的成本，需在标准时间计算标准成本
- 难点：Autefa 主要是定制加工，无法确定标准工时
- 建议：手动填写工时，历史数据可先使用旧系统数据
- 生产版本：BOS 提出需全面梳理系统生产环节
- Monforts：VC BOM 方案 + 20% 选项特征 + 定制特征
- BOM 迁移：无编码的旧 BOM 需手动映射

### 3.11 PS — 项目系统（来源：Monforts 0716/0717 和 2025-08-08 会议纪要）

- WBS 元素需同步到 Innosoft（预算时间/计划时间/实际时间记录）
- WBS 每项任务需预估开始和结束日期
- 需求：查看加班工时及费用
- 项目结算：涉及公司间 STO 和采购（项目是否可采购，需确认）
- 报价 -> 销售订单：SAP 可满足，客户提出的功能需 10 选 5
- Innosoft 约 7000 个功能，需重新筛选部分功能

### 3.12 QM — 质量管理（来源：Monforts 0716/0717 会议纪要）

- QA 功能追溯：需每个项目涉及的产品质检清单和质量检验流程
- 质检单打印：需研究如何实现在 SAP Cloud 中的打印方案

### 3.13 数据迁移（来源：2025-08-08 欧洲讨论会议纪要）

- 客户/供应商信息：通过 CHTC 验证后统一编号，项目预估需要 3-5 个工作日
- 静态数据：物料主数据、BOM、供应商、客户、会计科目
- 动态数据：未清项（应收/应付）、库存、固定资产（购置日期、原值、使用年限等明细）

### 3.14 第三方系统集成（来源：2025-08-06 FICO 会议纪要）

- HR（人力资源）：BMD 工资、社保和税费数据通过接口（HTML/XML 格式）传入 SAP
- 银企直联：未定（待后续评估），目前未实现直接付款处理
- Innosoft：与 SAP 实现实时双写同步（需要去现场确认）
- BIP（中国业务平台）：是否负责欧洲数据报表的编制
- Makomo：Monforts 使用，第三方中间件平台
- E-PLAN：第三方公司支持的电气设计工具

---

## 第四部分：未决问题清单

以下问题尚未最终确认，标有状态和负责人（格式：未决/已决/已关闭 + 日期 + 负责人）：

| 编号 | 问题 | 提出来源 | 状态 | 负责人 |
|------|------|---------|------|-------|
| U-001 | FIBU 科目 BIP 项目映射，需确定统驭科目 | 2026-03-03 FICO 会 | 未决 | 丁伟/胡欣然 |
| U-002 | 采购订单科目应指定什么项目（数量为0时） | 2026-03-03 FICO 会 | 未决 | 待确认 |
| U-003 | 客户提供费用科目映射表（采购自动匹配费用科目） | 2026-03-03 FICO 会 | 未决 | 客户（Gerhard） |
| U-004 | 包装材料按费用处理还是保留数量结构成本核算 | 2026-03-03 FICO 会 | 未决 | 丁伟 |
| U-005 | 固定资产分类和头寸确认 | 2026-03-03 FICO 会 | 未决 | 丁伟 |
| U-006 | 研发成本追踪方案（项目结构/WBS） | 2025-08-08 欧洲讨论 | 未决 | 待确认 |
| U-007 | 数据录入延迟：子公司未及时提供数据 | 2026-07-13 正式回复 | 未决 | 客户（宋经理） |
| U-008 | 人员变动及交接问题 | 2026-07-13 正式回复 | 未决 | 客户（宋经理） |
| U-009 | 业务需求调整及范围变更 | 2026-07-13 正式回复 | 未决 | SA（舒蔚鸣） |
| U-010 | 仓库搬迁影响（仓位变更） | 2026-07-13 正式回复 | 未决 | 客户（谭经理） |
| U-011 | PS 标准模块逻辑与客户现有流程差异 | 2026-07-13 正式回复 | 未决 | SA（舒蔚鸣） |
| U-012 | 运费/关税分摊到库存/费用的规则确认 | 2025-08-06 FICO 会 | 未决 | 客户（Gerhard） |
| U-013 | 物料编码方案（沿用图纸号 vs 重新编码） | 2025-08-08 欧洲讨论 | 未决 | 客户（陈鹏飞） |
| U-014 | Innosoft 与 SAP 实时双写同步方案确认 | Monforts 0716/0717 | 未决 | 待现场确认 |
| U-015 | 银企直联方案（直接付款处理） | 2025-08-06 FICO 会 | 未决 | 客户 |
| U-016 | QA 质检单打印方案（SAP Cloud 打印） | Monforts 0716/0717 | 未决 | 谭凤 |
| U-017 | 中国 BIP 是否负责欧洲数据报表 | 2025-08-06 FICO 会 | 未决 | Rachel（客户） |
| U-018 | Kanmerumlage 税在 SAP 中的自动实现 | 2025-08-08 欧洲讨论 | 未决 | 丁伟 |

---

## 第五部分：集成约定

### 5.1 内部集成

| 集成方向 | 接口方式 | 状态 | 备注 |
|---------|---------|------|------|
| FI-CO 集成 | SAP 标准（自动过账） | 已决 | SD/MM 凭证自动生成会计凭证 |
| MM-FI 集成 | SAP 标准（移动类型 + 自动科目确定） | 已决 | 收货/发票校验自动过账 |
| SD-FI 集成 | SAP 标准（开票自动过账） | 已决 | 客户发票自动过账到应收 |

### 5.2 外部集成

| 系统 | 集成方式 | 状态 | 备注 |
|------|---------|------|------|
| HR/BMD | HTML/XML 接口（工资、社保、税费） | 已决 | 甲方承担，乙方提供 SAP 标准 API |
| Innosoft（Monforts） | 实时双写同步 | 未决 | 需现场确认方案 |
| Makomo | 中间件平台 | 未决 | Monforts 使用，第三方维护 |
| E-PLAN | 接口 | 未决 | 第三方电气设计工具 |
| 银企直联 | 未定 | 未决 | 暂未实现直接付款处理 |
| BIP（中国） | 接口 | 未决 | 欧洲数据报表范围待确认 |
| 第三方集成整体规则 | SAP 标准 API | 已决 | 甲方自行承担，乙方提供接口文档 |

---

## 第六部分：测试记录

### 6.1 测试脚本

参考文件：`04 培训资料/ASA TEST_Script_20260327.xlsx`

### 6.2 已知测试问题

| 编号 | 问题描述 | 模块 | 状态 | 来源 |
|------|---------|------|------|------|
| T-001 | 系统响应速度慢（多用户同时使用时） | 全局 | 未决 | 2026-03-05 ASA 生产讨论会 |
| T-002 | AMS 中历史数据时间戳显示为 1900 年（需在迁移前重新维护） | FI | 未决 | 2026-03-05 ASA 生产讨论会 |

---

---

## 第七部分：Scope Item 参考映射（基于 SA KB + SC KB）

> 本部分将项目业务场景映射到 SAP 标准 Scope Item，供选型与实施参考。
> Scope Item ID 来源：`KB_SA/Scope_Selection_Guide.md` 和 `KB_SA/SAP_Scope_Item_Catalog_RAG.md`
> 操作步骤来源：`KB_SC/KB_[模块]_INDEX.md` 和各 ID 文件

### 7.1 L2C — Lead to Cash（销售到收款）

| 项目业务场景 | SAP 标准路径 | 核心 Item | 补充 Item | SC KB 参考 |
|------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 备件销售（库存销售） | Sell from Stock | `BD9` Sell from Stock | `BDG` Sales Quotation, `I9I` Sales Contract | KB_SD_BD9 |
| 销售报价管理 | Sales Quotation | `BDG` Sales Quotation | `1IQ` Sales Inquiry | KB_SD_BDG |
| 客户预付款 | Customer Down Payment | `BKJ` Customer Down Payment | `J59` Accounts Receivable | KB_SD_BKJ |
| 免费交货/售后配件 | Free of Charge Delivery | `BDA` Free of Charge Delivery | `BD9` Sell from Stock | KB_SD_BDA |
| 国际公司间销售 | Intercompany Sales | `1MX` Intercompany Sales (International) | `1HO` Intercompany Sales (Domestic) | KB_SD_1MX |
| 退货处理 | Customer Returns | `BKP` Customer Returns | `BDD` Lean Returns, `1EZ` Credit Memo | KB_SD_BKP |
| 发票更正（贷项/借项） | Invoice Correction | `BKL` / `BDQ` Invoice Correction | `1EZ` / `1F1` Credit/Debit Memo | KB_SD_BKL |
| 一次性客户销售 | One-Time Customer | `BDH` One-Time Customer | `BD9` Sell from Stock | KB_SD_BDH |

### 7.2 S2P — Source to Pay（采购到付款）

| 项目业务场景 | SAP 标准路径 | 核心 Item | 补充 Item | SC KB 参考 |
|------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 直接物料采购 | Direct Materials Procurement | `J45` Procurement of Direct Materials | `BMD` Purchase Contract | KB_MM_J45 |
| 消耗品采购（间接物料） | Consumable Purchasing | `BNX` Consumable Purchasing | `J45` Direct Materials | KB_MM_BNX |
| 采购合同管理 | Purchase Contract | `BMD` Purchase Contract | `J45` / `BNX` | KB_MM_BMD |
| 外包加工 | Subcontracting | `BMY` Subcontracting | `BJK` Production Subcontracting | KB_MM_BMY |
| 退货给供应商 | Return to Supplier | `BMK` Return to Supplier | `BMC` Core Inventory | KB_MM_BMK |

### 7.3 P2F — Plan to Fulfill（计划到交付：制造）

| 项目业务场景 | SAP 标准路径 | 核心 Item | 补充 Item | SC KB 参考 |
|------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 离散制造（MTS） | Discrete MTS | `BJ5` Make-to-Stock Discrete | `J44` MRP, `1E1` QM | KB_PP_BJ5 |
| 按单生产（MTO） | Make-to-Order | `BJE` Make-to-Order Production | `J14` Sales Order Processing | KB_PP_BJE |
| 生产外协工序 | Production Subcontracting | `BJK` Production Subcontracting | `BMY` MM Subcontracting | KB_PP_BJK |
| MRP 物料需求计划 | Material Requirements Planning | `J44` Material Requirements Planning | `BJ5` / `BJE` | KB_MM_J44 |

### 7.4 I2M — Idea to Market（研发到上市：项目）

| 项目业务场景 | SAP 标准路径 | 核心 Item | 补充 Item | SC KB 参考 |
|------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 客户项目管理 | Customer Project | `J11` Customer Project Management | `1NT` Project Control Finance | KB_PS_J11 |
| 内部项目管理 | Internal Project | `1A8` Internal Project Management | `J12` Time Recording | KB_PS_1A8 |
| 工时记录 | Time Recording | `J12` Time Recording | `J13` Service Procurement | KB_PS_J12 |
| 项目采购 | Project Procurement | `J13` Service and Material Procurement | `J45` Direct Materials | KB_PS_J13 |
| 项目销售订单 | Project Sales Order | `J14` Sales Order Processing | `J11` Customer Project | KB_PS_J14 |
| 项目财务控制 | Project Finance Control | `1NT` Project Control Finance | `1IL` Event-Based Revenue Recognition | KB_PS_1NT |

### 7.5 R2R — Record to Report（财务核算）

| 项目业务场景 | SAP 标准路径 | 核心 Item | 补充 Item | SC KB 参考 |
|------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 总账与财务关账 | Financial Close | `J58` Accounting and Financial Close | `BEJ` Inventory Valuation | KB_FI_J58 |
| 应收账款管理 | Accounts Receivable | `J59` Accounts Receivable | `BKJ` Customer Down Payment | KB_FI_J59 |
| 应付账款管理 | Accounts Payable | `J60` Accounts Payable | `BMK` Return to Supplier | KB_FI_J60 |
| 固定资产核算 | Asset Accounting | `J62` Asset Accounting | `J58` Financial Close | KB_FI_J62 |
| 间接费用成本核算 | Overhead Cost Accounting | `J54` Overhead Cost Accounting | `BEG` Standard Cost | KB_CO_J54 |
| 边际利润分析 | Margin Analysis | `J55` Margin Analysis | `J58` Financial Close | KB_CO_J55 |
| 标准成本计算 | Standard Cost Calculation | `BEG` Standard Cost Calculation | `BJ5` / `BJE` | KB_CO_BEG |

### 7.6 A2D — Acquire to Decommission（资产管理）

| 项目业务场景 | SAP 标准路径 | 核心 Item | 补充 Item | SC KB 参考 |
|------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 预防性维护 | Preventive Maintenance | `BJ2` Preventive Maintenance | `43R` Resource Scheduling | KB_PM_BJ2 |
| 纠正性维护 | Corrective Maintenance | `BH1` Corrective Maintenance | `4HH` Reactive Maintenance | KB_PM_BH1 |
| 紧急维护 | Emergency Maintenance | `BH2` Emergency Maintenance | `BH1` Corrective | KB_PM_BH2 |

### 7.7 库存与仓储

| 项目业务场景 | SAP 标准路径 | 核心 Item | 补充 Item | SC KB 参考 |
|------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 核心库存管理 | Core Inventory | `BMC` Core Inventory Management | `BML` Physical Inventory | KB_MM_BMC |
| 库存转储（带交货） | Stock Transfer with Delivery | `BME` Stock Transfer with Delivery | `BMH` w/o Delivery | KB_MM_BME |
| 实物盘点 | Physical Inventory | `BML` Physical Inventory | `BMC` Core Inventory | KB_MM_BML |
| 仓库入库 | Warehouse Inbound | `3BR` Warehouse Inbound | `BMC` Core Inventory | KB_WM_3BR |
| 仓库出库 | Warehouse Outbound | `3BS` Warehouse Outbound | `3BT` Ad-hoc GI | KB_WM_3BS |

### 7.8 QM — 质量管理

| 项目业务场景 | SAP 标准路径 | 核心 Item | 补充 Item | SC KB 参考 |
|------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 生产质量检验 | QM in Manufacturing | `1E1` Quality in Discrete Manufacturing | `1FM` Quality in Procurement | KB_QM_1E1 |
| 采购质量检验 | QM in Procurement | `1FM` Quality in Procurement | `1MP` Quality in Sales | KB_QM_1FM |
| 库存质量检验 | QM in Stock Handling | `1MR` Quality in Stock Handling | `1E1` Manufacturing QM | KB_QM_1MR |

---

## 第八部分：E2E 流程架构引用（SA KB Layer 5）

> 项目业务流程的顶层架构设计参考以下 SA KB 文件：

| E2E 域 | SA KB 文件 | 项目相关章节 |
|--------|-----------|------------|
| L2C（销售到收款） | `KB_SA/L2C_08_Process_Architecture.md` | §3.9 SD — 定价与开票 |
| S2P（采购到付款） | `KB_SA/S2P_09_Process_Architecture.md` | §3.7 MM, §3.8 外包加工 |
| I2M（研发到上市） | `KB_SA/I2M_10_Process_Architecture.md` | §3.11 PS — 项目系统 |
| P2F（计划与制造） | `KB_SA/P2F_11_Plan_Manufacturing.md` | §3.10 PP — 生产与 BOM |
| P2F（物流仓储） | `KB_SA/P2F_12_Logistics_Warehouse.md` | §3.12 QM, 仓库管理 |
| A2D（资产管理） | `KB_SA/A2D_13_Asset_Management.md` | 维护与售后服务 |
| R2R（财务核算） | `KB_SA/R2R_14_Finance_FPA.md` | §3.1~3.6 FICO 相关决策 |

### 核心架构决策（基于 SA KB）

- **销售模式**：L2C 场景 A（Sell from Stock）为主，备件销售 + 项目销售
- **采购模式**：S2P 混合采购（直接物料 J45 + 消耗品 BNX + 外包 BMY）
- **制造模式**：P2F 离散 MTS（BJ5）+ MTO（BJE）+ 外协（BJK）
- **仓储模式**：基础库存管理（BMC）+ 标准仓库管理（3BR/3BS）（WM 级别，不含 EWM）
- **财务模式**：R2R 并行估值（0L/2L/4G）+ 标准关账（J58）+ 集团报告（1SG 待评估）
- **项目模式**：I2M 客户项目（J11）+ 内部项目（1A8）+ 工时（J12）

---

## 第九部分：SC KB 操作文件索引

> 各模块的 SC KB 文件索引，Agent 按"模块 → ID → 文件"两跳定位。

### 9.1 模块覆盖总览

| 模块 | INDEX 文件 | 已建 ID 数 | 状态 | 配置 KB | 主数据 KB |
|------|-----------|-----------|------|---------|----------|
| SD | `KB_SC/KB_SD_INDEX.md` | 22 | 全量已建 | `KB_SC/KB_CONFIG_SD.md` | 客户、物料 |
| MM | `KB_SC/KB_MM_INDEX.md` | 10 | 全量已建 | `KB_SC/KB_CONFIG_MM.md` | 物料、供应商 |
| FI/CO | `KB_SC/KB_FI_CO_INDEX.md` | 8 | 全量已建 | `KB_SC/KB_CONFIG_FI.md` | 客户、供应商 |
| PP | `KB_SC/KB_PP_INDEX.md` | 7 | 全量已建 | `KB_SC/KB_CONFIG_PP.md` | 物料、工作中心 |
| PS | `KB_SC/KB_PS_INDEX.md` | 7 | 全量已建 | `KB_SC/KB_CONFIG_PS.md` | 项目 |
| QM | `KB_SC/KB_QM_INDEX.md` | 4 | 全量已建 | `KB_SC/KB_CONFIG_QM.md` | 检验主数据 |
| WM | `KB_SC/KB_WM_INDEX.md` | 5 | 全量已建 | `KB_SC/KB_CONFIG_WM.md` | 存储仓 |
| PM | `KB_SC/KB_PM_INDEX.md` | 6 | 全量已建 | `KB_SC/KB_CONFIG_PM.md` | 设备 |

### 9.2 主数据 KB 引用

| 对象 | SC KB 文件 | 说明 |
|------|-----------|------|
| 客户 | `KB_SC/KB_MASTERDATA_Customer.md` | 客户主数据创建/维护 |
| 物料 | `KB_SC/KB_MASTERDATA_Material.md` | 物料主数据创建/维护 |
| 供应商 | `KB_SC/KB_MASTERDATA_Supplier.md` | 供应商主数据创建/维护 |
| 项目 | `KB_SC/KB_MASTERDATA_Project.md` | 项目主数据（WBS）创建 |
| 设备 | `KB_SC/KB_MASTERDATA_Equipment.md` | 设备主数据（PM）创建 |
| 工作中心 | `KB_SC/KB_MASTERDATA_WorkCenter.md` | 工作中心（PP）创建 |
| 检验主数据 | `KB_SC/KB_MASTERDATA_Inspection.md` | 检验计划（QM）创建 |
| 存储仓 | `KB_SC/KB_MASTERDATA_StorageBin.md` | 存储仓位（WM）创建 |

---

## 第十部分：项目 KB 使用说明

### 10.1 项目 KB 与 SA KB / SC KB 的关系

| 层级 | 角色 | 何时使用 |
|------|------|---------|
| **本文件（项目 KB）** | 客户专属决策/配置/未决问题 | 查项目决策、公司结构、联系人 |
| **SA KB（KB_SA/）** | 产品功能/选型/架构 | 查2602功能支持、Scope Item 选型 |
| **SC KB（KB_SC/）** | 操作步骤/配置/主数据 | 查系统操作、Fiori App 步骤 |

### 10.2 冲突优先级

项目 KB 决策 > SC 操作默认 > SA 选型

### 10.3 OP-Only 工具拦截

项目使用 SAP Cloud Public Edition，无以下 OP 工具：SE16N（表浏览）、SPRO（IMG 配置）、SE38（ABAP 开发）、PFCG（权限）。
等价云工具见 `KB_SC/KB_REFERENCE_OPOnly_Tools.md`（40 工具已覆盖，10 有等价物，10 无等价物）。

---

## 附录：文件索引

| 文件 | 位置 | 说明 |
|------|------|------|
| 主合同 | 00 项目简介/AUTEFA恒天合同 - 中英文（双章版）.pdf | 项目主合同 |
| SOW 中文版 | 00 项目简介/AUTEFA恒天SOW工作说明书 - 中文（双章版）.pdf | 范围定义 |
| SOW 英文版 | 00 项目简介/AUTEFA恒天SOW工作说明书 - 英文（双章版）.pdf | 范围定义（英文） |
| 补充协议 1 | 00 项目简介/SAP S4HC项目实施服务合同之补充协议20260302-autefa.docx | RMB 220,000 |
| 补充协议 2 | 00 项目简介/SAP S4HC项目实施服务合同之补充协议20260710-autefa （25万）.docx | RMB 250,000 |
| 正式回复函 | 00 项目简介/关于恒天的奥特发集团的系统上线项目推进相关事宜的正式回复0713.pdf | 客户正式回复 |
| 项目组工作安排 | 00 项目简介/BOS 恒天项目组工作安排.xlsx | 组织结构和任务 |
| 会议纪要 | 07 会议纪要/* | 28 个文件 |
| 测试脚本 | 04 培训资料/ASA TEST_Script_20260327.xlsx | 2026-03-27 测试脚本 |

---

*KB_恒天奥特发系统.md v1.1 | 2026-07-15 | Owner：张静（项目经理）*
*基于 KB_建设方法论_指导书 v1.0 第三部分「项目KB建设指南」创建*
