![](images/c2448f064c4e2bf1cda62b7a58e5814d04658c1cb2d5a0284516330269225579.jpg)

深圳广联

## **SAP项目WK3周周报**

20260320 / Boscloud

## **目录**

01  项目状态

02  本周完成情况

03  本周交付

04  下周工作计划

05  问题&风险&变更

06  项目所需支持

## **项目状态**

按项目计划顺利进行

G

Y

R

晚于计划时间但不影响项目整体进度，成本

晚于计划时间而且可能影响项目整体进度，成本

项目状态

G

一句话总结：专题沟通。

<table>
  <tr>
    <th colspan="5">项目里程进度</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>阶段描述</td>
    <td>计划开始时间</td>
    <td>实际开始时间</td>
    <td>计划结束时间</td>
    <td>实际结束时间</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>M1-项目启动</td>
    <td>2026/03/02</td>
    <td>2026/03/02</td>
    <td>2026/03/04</td>
    <td>2026/03/04</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>M2-探索阶段</td>
    <td>2026/03/02</td>
    <td>2026/03/02</td>
    <td>2026/04/30</td>
    <td>进行中</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>M3-实现阶段</td>
    <td>2026/05/01</td>
    <td>未开始</td>
    <td>2026/06/30</td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>M4-部署上线阶段</td>
    <td>2026/07/01</td>
    <td>未开始</td>
    <td>2026/08/10</td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>M5-运行支持阶段</td>
    <td>2026/08/01</td>
    <td>未开始</td>
    <td>2026/09/15</td>
    <td></td>
  </tr>
</table>

## **项目整体计划**

<table>
  <tr>
    <th></th>
    <th>2026年3月</th>
    <th>2026年4月</th>
    <th>2026年5月</th>
    <th>2026年6月</th>
    <th>2026年7月</th>
    <th>2026年8月</th>
    <th>2026年9月</th>
    <th>2026年10月</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>P1:项目准备</td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>P2:探索阶段</td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>P1:系统实现</td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>P1:系统部署</td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>P1:上线运行</td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
</table>

- 项目阶段

项目启动

蓝图确认

系统集成测试完成

系统上线

月结完成

主要项目活动

⑤上线及支持

③ 系统实现

⑤系统部署

① 项目准备

② 探索阶段

配置系统功能

系统功能表单开发完成

系统接口开发完成

关键用户培训

系统集成测试

数据收集

业务蓝图讨论

专题讨论

确认数据规则

确认接口方案

蓝图文档

系统环境准备

开发清单

用户接收测试

系统权限设定

用户手册与培训

数据收集整理

制定上线策略

系统数据转换

组建项目组

制定项目章程

制定项目管理制度

确定文档模板

准备项目启动大会

项目成员概览培训

上线支持

问题清单管理

系统功能优化

上线月结支持

4

## **本周专题完成情况**

<table>
  <tr>
    <th>ID</th>
    <th>项目小组</th>
    <th>专题描述</th>
    <th>责任人</th>
    <th>完成比例</th>
    <th>预计完成时间</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>MM</td>
    <td>物料主数据专题：1、物料主数据使用的规则和对应编码和描述；2、备品备件、办公用品、耗材、劳保等后续是否需要纳入物料范围做库存管理；3、物料主数据维护流程；</td>
    <td>刘鹏</td>
    <td>50%</td>
    <td>20260327</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2</td>
    <td>PP</td>
    <td>MRP、生产计划流程体系沟通</td>
    <td>许超</td>
    <td>70%</td>
    <td>20260327</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>3</td>
    <td>SD</td>
    <td>零售流程讨论-零售销售收入及销售成本确认时点及方式讨论、电商退货业务中异常情况讨论B2B的流程以及CRM集成讨论</td>
    <td>许超</td>
    <td>30%</td>
    <td>20260327</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>4</td>
    <td>PP</td>
    <td>WMS集成讨论-业务流程的确认;集成主要的接口及方式 MES集成讨论-业务流程的确认;集成主要的接口及方式</td>
    <td>刘鹏</td>
    <td>70&amp;</td>
    <td>20260327</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5</td>
    <td>PP/MM/SD</td>
    <td>业务相关的组织架构：销售组织、销售办公室、销售组；采购组织，采购组、工厂等</td>
    <td>李佩瑶</td>
    <td>待开始</td>
    <td>20260327</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>6</td>
    <td>SD</td>
    <td>OMS集成讨论-业务流程的确认;集成主要的接口及方式 CRM集成讨论-业务流程的确认;集成主要的接口及方式</td>
    <td>许超</td>
    <td>待开始</td>
    <td>20260327</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>7</td>
    <td>FICO</td>
    <td>上线公司、利润中心与成本中心沟通确定</td>
    <td>潘俊俊</td>
    <td>100%</td>
    <td>20260327</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>8</td>
    <td>FICO</td>
    <td>会计科目表沟通</td>
    <td>潘俊俊</td>
    <td>100%</td>
    <td>20260327</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>9</td>
    <td>FICO</td>
    <td>评估类及对应存货科目沟通</td>
    <td>潘俊俊</td>
    <td>100%</td>
    <td>20260327</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>10</td>
    <td>FICO</td>
    <td>成本构成沟通</td>
    <td>潘俊俊</td>
    <td>100%</td>
    <td>20260327</td>
  </tr>
</table>

## **本周工作完成情况**

<table>
  <tr>
    <th>ID</th>
    <th>项目小组</th>
    <th>任务描述</th>
    <th>负责人</th>
    <th>相关参加人员</th>
    <th>完成比例</th>
    <th>预计完成时间</th>
    <th>未完成原因及补救措施</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>SD</td>
    <td>零售流程讨论-零售销售收入及销售成本确认时点及方式讨论、电商退货业务中异常情况讨论；B2B流程讨论-销售流程以及与CRM集成讨论</td>
    <td>许超</td>
    <td>销售流程负责人、关键用户、IT、刘鹏、李佩瑶</td>
    <td>100%</td>
    <td>20260320</td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2</td>
    <td>PP</td>
    <td>MES集成讨论-业务流程的确认;集成主要的接口及方式；</td>
    <td>许超</td>
    <td>研发、生产流程负责人、关键用户、IT、MES、刘鹏、李佩瑶</td>
    <td>100%</td>
    <td>20260320</td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>3</td>
    <td>MM</td>
    <td>物料主数据编码规则讨论</td>
    <td>胡新兰</td>
    <td>叶彩霞、李玉文、刘鹏</td>
    <td>100%</td>
    <td>20260320</td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>4</td>
    <td>FICO</td>
    <td>上线公司、利润中心与成本中心沟通确定；会计科目表沟通确认初版；评估类、生产成本构成、作业类型、间接费用分配规则沟通确定；费用报销科目字段信息沟通确定</td>
    <td>唐晓圆</td>
    <td>财务流程负责人、关键用户、IT、许超、潘俊俊</td>
    <td>100%</td>
    <td>20260320</td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5</td>
    <td>PMO</td>
    <td>双周计划制定、周例会</td>
    <td>刘鹏</td>
    <td>徐生辉、李玉文、许超</td>
    <td>100%</td>
    <td>20260320</td>
    <td></td>
  </tr>
</table>

## **本周交付**

<table>
  <tr>
    <th>序号</th>
    <th>本周主要活动</th>
    <th>活动交付物</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>专题沟通</td>
    <td>专题PPT、专题会议纪要</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2</td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>3</td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>4</td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5</td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
</table>

## **下周工作计划**

<table>
  <tr>
    <th>ID8</th>
    <th>项目小组</th>
    <th>任务描述</th>
    <th>负责人</th>
    <th>相关参加人员</th>
    <th>计划开始日期</th>
    <th>计划完成日期</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>MM</td>
    <td>专题讨论沟通（物料主数据、WMS集成、MM组织架构等）</td>
    <td>许超、刘鹏、李佩瑶</td>
    <td>李玉文、张成、韦保全、廖政鹏、黄年福、</td>
    <td>20260323</td>
    <td>20260327</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2</td>
    <td>SD</td>
    <td>专题讨论沟通（零售专题、OMS集成、CRM集成、销售组织架构等）</td>
    <td>许超、刘鹏、李佩瑶</td>
    <td>李玉文、李力、王瑞雪、任静、邱雨婷、Yolanda、wingsley、habby、Sela</td>
    <td>20260323</td>
    <td>20260327</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>3</td>
    <td>PP</td>
    <td>专题讨论沟通（替代料、生产组织架构等）</td>
    <td>许超、刘鹏、李佩瑶</td>
    <td>李玉文、何达兵、周辉辉、赵国栋、叶彩霞、马艳、韦保全</td>
    <td>20260323</td>
    <td>20260327</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>4</td>
    <td>FICO</td>
    <td>专题讨论沟通（研发项目管理等）</td>
    <td>许超、刘鹏、唐晓圆、潘俊俊</td>
    <td>李玉文、徐生辉、黄海林、朱和春</td>
    <td>20260323</td>
    <td>20260327</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5</td>
    <td>PMO</td>
    <td>周例会</td>
    <td>刘鹏</td>
    <td>徐生辉、李玉文、许超</td>
    <td>20260327</td>
    <td>20260327</td>
  </tr>
</table>

## **风险清单**

<table>
  <tr>
    <th>风险编号</th>
    <th>风险类型</th>
    <th>风险描述</th>
    <th>发生概率</th>
    <th>影响程度</th>
    <th>风险等级</th>
    <th>风险应对措施</th>
    <th>风险关闭日期</th>
    <th>责任人</th>
    <th>状态</th>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
</table>

**问题清单**

见钉钉项目文档服务器中问题清单

**变更清单**

无

**项目所需支持**

无

## **谢谢参加！**