# 广联智通 SAP 项目概况

## 项目基本信息
- **客户名称**：广联智通（深圳市广联智通科技有限公司）
- **系统版本**：SAP S/4HANA Cloud Public Edition
- **上线时间**：2026年8月（计划）
- **项目当前阶段**：系统实现阶段（蓝图已确认）

## 项目背景
广联智通是一家以跨境电商和智能硬件为主的企业，业务覆盖全球多个市场。项目目标是实现：
- **业财一体化**：业务流程与财务核算深度融合，确保数据同源
- **研产供销协同**：打通从研发、采购、生产到销售的全链路数据流
- **流程规范化**：引入行业最佳业务实践，优化业务流程
- **数据标准化**：建立统一的数据标准体系和主数据管理制度
- **管理精细化**：利用系统强大的多维分析与报表工具，实现精细化管控

## 实施范围（模块清单）
- **FI** 财务会计：总账、应收应付、资金管理、固定资产管理
- **CO** 管理会计：成本中心会计、成本要素会计、作业成本、费用分摊、标准成本估算、COPA获利分析
- **SD** 销售与分销：2B销售（报价、订单、发货、开票、售后）、2C电商销售（多平台：亚马逊、Shopee、Shopify速卖通、京东、国内）
- **MM** 物料管理：采购订单、委外加工、采购收货、采购退换货、供应商管理
- **PP** 生产计划：生产订单、生产执行、生产备料、领退料、返工、工艺路线、工作中心、生产版本
- **QM** 质量管理：进料检验、成品检验、检验计划维护

## 系统集成范围
- **OMS系统**：国内万里牛、海外领星（2C电商订单管理）
- **CRM系统**：小满CRM（面向B2B销售）
- **MES/WMS系统**：广联自研系统（生产执行和仓储管理）
- **OA系统**：泛微（费控、审批流程）
- **集成平台**：SAP CPI（Cloud Platform Integration）

## 开发清单统计
- **系统对接项**：92项（费控/OMS/CRM/MES/WMS/OA）
- **SAP端开发**：48项（含功能、界面、报表等）
- **总开发项**：134项

## 明确不在范围的内容
- 不包含：EWM高级仓储管理（仅使用基础库存管理IM）
- 不包含：TM运输管理
- 不包含：IBP集成业务计划
- 不包含：SuccessFactors人力资源管理
- 不包含：Ariba采购网络
- 不包含：Concur差旅管理（使用自建报销流程）
- 不包含：SF电商云（使用自建电商对接方案）

## 关键干系人
| 角色 | 姓名 | 职责 |
|------|------|------|
| 项目经理 | [待现场确认 — 见未决问题清单 #020] | 项目整体管理 |
| 顾问负责人 | 李佩遥/刘鹏 | SAP实施顾问团队管理（来源：GL-QA-MR-004/007 蓝图签字页）|
| 客户IT负责人 | [待现场确认 — 见未决问题清单 #020] | 广联IT团队对接 |
| 客户业务负责人 | 谭海涛/张成 | 客户方审批人（来源：GL-QA-MR-004/007 蓝图批准页）|

## 项目里程碑
| 阶段 | 时间 | 主要活动 |
|------|------|---------|
| P1:项目准备 | 2026年3月 | 组建项目组、制定项目章程 |
| P2:探索阶段 | 2026年3-4月 | 现状调研、蓝图讨论、专题沟通 |
| P3:系统实现 | 2026年5-7月 | 系统配置、接口开发、单元测试、集成测试 |
| P4:系统部署 | 2026年7-8月 | 数据收集、用户培训、权限设定 |
| P5:上线运行 | 2026年8月 | 系统上线、月结支持、问题清单管理 |

## 业务流程覆盖清单
### 2B销售流程（6个）
- 客户主数据创建及变更
- 销售报价流程
- 销售订单管理流程
- 销售发货及出库流程
- 客户对账及开票管理流程
- 销售售后维修及退换货流程

### 2C电商流程（34个）
- 覆盖亚马逊、Shopee、Shopify速卖通、京东、国内多渠道

### 采购流程（9个）
- 供应商管理、采购订单、委外加工、对账、退换货

### 生产流程（10个）
- 生产订单、执行、备料、领料、退料、关单、返工

### 质量流程（2个）
- 进料检验流程
- 检验计划、质检基础数据维护流程

### 仓储流程（5个）
- 采购收货、其他入库、其他出库、移库调拨、报废

### 财务流程（15个）
- 总账凭证记账流程
- 报销、借款、还款、成本中心、成本要素、费用分摊等

### 工程数据流程（6个）
- 工艺路线、工作中心、生产版本维护
- 物料清单、物料主数据维护

### 其他流程
- 废品处理流程
- 合同审批申请流程
- 工程变更管理（ECR/ECN）

## 关联KB文件
- SC Base KB：`KB_SC/` 目录（操作步骤权威来源）
- SA KB：`KB_SA/` 目录（功能边界权威来源）
- 本项目KB：`KB_广联/` 目录（客户专属决策和操作特例）

---

## 源文档归档索引

> 以下为本项目涉及的源文档分类索引。决策内容已在 `蓝图决策记录.md` 中逐条标注来源文档、日期和确认角色。如需复核原文，请按文档编号在对应目录下查找。

| 流程类别 | 源文档编号范围 | 归档位置 |
|---------|--------------|---------|
| 2B销售 | GL-BS-MR-006~011 | 01-蓝图阶段/蓝图说明文档/ |
| 2C电商 | GL-EB-MR-012~045 | 01-蓝图阶段/蓝图说明文档/ |
| 采购 | GL-SC-MR-006~014 | 01-蓝图阶段/蓝图说明文档/ |
| 生产 | GL-SCB-MR-004~010 | 01-蓝图阶段/蓝图说明文档/ |
| 质量 | GL-QA-MR-004/007 | 01-蓝图阶段/蓝图说明文档/ |
| 仓储 | GL-WH-MR-001~005 | 01-蓝图阶段/蓝图说明文档/ |
| 财务 | GL-FD-MR-004~016, GL_FI-*, GL_CO_* | 01-蓝图阶段/蓝图说明文档/ |
| 工程数据 | GL-ED-MR-001~003, GL-RD-MR-021~022 | 01-蓝图阶段/蓝图说明文档/ |
| 其他 | GL-HRF-MR-020~021, GL-ECR/ECN | 01-蓝图阶段/蓝图说明文档/ |
| 蓝图汇报 | 广联SAP项目业务蓝图汇报-V7.2 | 01-蓝图阶段/蓝图汇报/ |
| 配置文档 | FI/CO/SD/MM/PP/QM/跨模块配置文档 | 02-实现阶段/系统配置/ |
| 培训文档 | SD/MM/FICO/PP系列培训手册 | 02-实现阶段/培训文档/ |
| 测试用例 | 广联单元测试_SD/MM/PP/仓储 | 02-实现阶段/系统测试/ |
| 开发说明书 | 31份开发功能说明书 | 02-实现阶段/系统开发/开发功能说明书/ |
