# CBF SAP 项目概况

## 项目基本信息
- 客户名称：Clyde Bergemann Forest S.A.（CBF），比利时戈斯利
- 母公司：Shanghai Clyde Bergemann Machinery Co., Ltd.（SCB）
- 集团总部：Clyde Bergemann Werlieferant（CBW），德国，已有 SAP S/4HANA 系统
- 系统版本：SAP S/4HANA Cloud Public Edition
- 项目阶段：系统配置中（SD/FI 已完成，MM 约 80%，物料主数据待迁移）
- 目标上线：2026 年 Q3

## 实施范围（模块清单）
- **SD** 销售与分销：备件销售（标准库存销售）、BDK 第三方直发（CB2 项目类别）、报价、信用管理（新流程）、退货与贷项凭证、免费交货。不包含寄售销售。
- **MM** 采购与库存管理：标准采购到付款、委外加工（待确认）、集团内采购（CBF↔CBW）、库存管理（收货/发货/转移）、实物盘点。不包含寄售采购、批次管理。
- **PP** 生产计划：仅客户触发的组装流程（预留→扣减组件→成品入库）。无工作中心、无半成品、无 MRP。CBF 为纯组装业务，非完整制造。
- **QM** 质量管理：仅来料 100% 检验 + 不合格品管理。无生产过程质检（CBF 无生产）。QM 模块是否独立启用待确认——MM 基础检验功能可能已足够。
- **FI/CO** 财务与控制：总账（YCBE 比利时国家科目表）、应收、应付、固定资产（当前 Excel 管理）、成本中心、利润中心、增值税报表（比利时特定）、预扣税（30%）、公司间对账。

## 明确不在范围的内容
- 不包含：EWM（扩展仓库管理），仅用基础库存管理
- 不包含：MRP/DDMRP（物料需求计划），采购基于每日晨报人工触发
- 不包含：生产成本核算（CO-PC），CBF 无完整制造
- 不包含：批次管理
- 不包含：寄售销售/寄售采购
- 不包含：新设备（NE）销售——由 CBW 通过 Dynamics 365 处理
- 不包含：完整 QM 模块（待确认，可能用 MM 基础检验替代）

## 关键干系人
| 角色 | 姓名 | 职责 |
|------|------|------|
| CBF 项目负责人 | 俞经理 | 客户方项目总负责 |
| CBF 团队成员 | Thea | 客户方业务支持 |
| CBF 团队成员 | 詹经理 | 客户方业务支持 |
| CBF 财务负责人 | Vincent Delsaute | 财务模块业务确认 |
| 采购经理 | Pascal Lust | 采购流程确认 |
| 质控兼仓管 | Michael Scohy | 仓储/QM 流程确认 |
| 备件与服务销售 | Sylvie Ledoux | SD 模块业务确认 |
| 销售经理 | Nicolas Blommaert | SD 模块业务确认 |
| BOS 顾问负责人 | 张静 | BOS 方项目管理 |
| BOS 顾问 | 赵天健 | BOS 方配置实施 |
| BOS 配置支持 | Eric | 系统配置支持 |

## 现有系统（被替换）
| 系统 | 用途 | 替换为 |
|------|------|--------|
| Mafact | ERP：采购、库存、备件销售、组装跟踪 | SAP S/4HANA Cloud MM/SD/PP |
| Winbooks | 比利时财务：总账、应收、应付、固定资产 | SAP S/4HANA Cloud FI/CO |
| Dynamics 365 | CBW 用于新设备（NE）业务 | 不在本项目范围 |

## 关联 KB 文件
- SC Base KB：`E:\BOSCloud Document\AI\FY26\人力资源KB\KB_SC\`（操作步骤权威来源）
- SA KB：`E:\BOSCloud Document\AI\FY26\人力资源KB\KB_SA\`（功能边界/Scope Item 权威来源）
- 蓝图文档：`项目文档/02_蓝图设计/CBF Blueprint Document_V1.7.md`
- 流程图：`项目文档/02_蓝图设计/流程图/flowcharts/`（SVG）及 `flowcharts_png/`（PNG）

---
*最后更新：2026-07-07 | 来源：CBF Blueprint Document V1.7*
