# CBF — 采购与库存模块操作特例

## 使用说明
本文件只记录 CBF 与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
标准操作步骤见对应 `KB_SC/KB_MM_[ID]_[名称].md`

## CBF MM 模块实施的 Scope Item

> ⚠️ 以下为蓝图推荐的业务流程，具体 Scope Item ID 待对照 SA KB 核实。

| 业务流程 | 优先级 | CBF 是否实施 | 说明 |
|---------|--------|------------|------|
| 采购订单处理 | 必选 | 是 | 标准采购到付款 |
| 采购收货 | 必选 | 是 | GR 自动过账到 GRIR |
| 采购申请处理 | 推荐 | 是 | 手动或自动创建 |
| 入库交货 | 推荐 | 是 | Inbound Delivery |
| 委外加工 | 待确认 | **未决（Issue #5）** | 供应商 A→B 加工→客户 |
| 服务采购 | 待确认 | **未决（Issue #2）** | 部分服务无 PO |
| 寄售采购 | 不适用 | 否 | MM Research 确认 |
| 批次管理 | 不适用 | 否 | MM Research 确认 |

---

## 标准采购到付款（P2P）

### 与标准的差异
CBF 标准采购流程与 SC Base KB 基本一致。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_MM_J45_Procurement-of-Direct-Materials.md`

### CBF 真实值
| 字段 | CBF 值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 采购触发 | 每日晨报：客户订单 + BOM + 最低安全库存 | 人工触发，非 MRP |
| 供应商数量 | ~1123 | 分为第三方/集团内 |
| 供应商评估 | 年度评估，维护评估文件 | 蓝图 V1.7 §MM |
| 库存估值 | FIFO，历史成本 | 蓝图 V1.7 §MM |
| 仓储 | 单一存储区域（Workshop Store），无外部仓库 | 蓝图 V1.7 §MM |

### 已知问题
暂无上线后问题。

---

## 集团内采购（CBF ↔ CBW）

### 与标准的差异
CBF 向 CBW（德国总部）采购货物，涉及公司间结算。
标准步骤参见：`KB_SC/` 中公司间采购相关文件

### CBF 真实值
| 字段 | CBF 值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 供应商 | CBW（德国） | 集团总部，已有 SAP 系统 |
| 结算方式 | 公司间自动结算 | SAP FI 自动处理 |
| 流程 | CBF 创建 PO → CBW 发货 → CBF 收货 → CBW 开票 → CBF 应付 → 自动结算 | 蓝图 V1.7 §Intercompany |

---

## 库存管理

### 与标准的差异
CBF 仓储为单一车间仓库，流程简单。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_MM_BMC_Core-Inventory-Management.md`

### CBF 真实值
| 字段 | CBF 值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 仓库 | 单一存储区域（Workshop Store） | 无外部仓库 |
| 物料数量 | ~1000 个活跃库存物料 | 蓝图 V1.7 §MM |
| 盘点 | 年度实地盘点，年末调整 | 蓝图 V1.7 §MM |
| 批次管理 | 不启用 | MM Research 确认 |

---

## 实物盘点

### 与标准的差异
CBF 每年一次实地盘点，年末调整。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_MM_BML_Physical-Inventory.md`

### CBF 真实值
| 字段 | CBF 值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 盘点频率 | 每年一次 | 蓝图 V1.7 §MM |
| 调整时间 | 年末 | 蓝图 V1.7 §MM |
| 负责人 | Michael Scohy（质控兼仓管） | 蓝图 V1.7 §PP |

---

## 委外加工（Issue #5 — 有测试结果）

> ⚠️ **6/11 会议进展**：王理（原 Eric）已发送 BMY（Subcontracting）流程测试结果。业务团队需阅读测试文档并列出问题清单。
> 详见 `未决问题清单.md` Issue #5。
>
> 建议方案：使用 SAP 标准 Subcontracting 流程，创建委外加工 PO 类型 + BOM 管理组件消耗。

---

## 服务采购（Issue #2 — 未决）

> ⚠️ **未决事项**：部分服务采购不需要 PO，判定标准（金额/类型/供应商）待确认。
> 详见 `未决问题清单.md` Issue #2。

---
*最后更新：2026-07-07 | 来源：CBF Blueprint V1.7 + MM Research + 会议纪要*
