# CBF — 未决问题与待办事项清单
> 最后更新：2026-07-08 | Owner：项目经理
>
> 来源：CBF Blueprint V1.7 Part IV + 会议纪要 4-6月
> 分类：**Issue** = 待决策/待澄清的问题 | **Task** = 已定方案、待执行的动作

---

## 一、Issue（待决策/待澄清）

### SD 模块

| # | 问题 | 背景 | 已有方向 | 待谁决策/澄清 |
|---|------|------|---------|-------------|
| I-1 | 服务订单是否需要服务合同或保修管理功能？ | 6/24 确认复用备件订单场景+服务行项目，但服务合同/保修需求未明确 | — | Allen / CBF 业务 |

### MM 模块

| # | 问题 | 背景 | 已有方向 | 待谁决策/澄清 |
|---|------|------|---------|-------------|
| I-2 | 服务采购：哪些需要 PO，哪些不需要？判定标准？ | 部分服务无 PO，无书面规则（金额/类型/供应商？） | — | CBF 采购/财务 |
| I-3 | 委外加工：库存风险由谁承担？所有权是否转移？ | 供应商 A→B 加工→客户，B 加工期间的库存归属未定义 | — | CBF 业务/法务 |
| I-4 | 委外加工：是否同时涉及多个委外加工商？ | — | — | CBF 采购 |
| I-5 | 委外加工：供应商 B 是否会添加自己的材料？ | 影响 BOM 和成本核算结构 | — | CBF 采购/生产 |
| I-6 | 委外加工：典型业务量和委外关系数量？ | 影响系统配置复杂度 | — | CBF 采购 |

### PP 模块

| # | 问题 | 背景 | 已有方向 | 待谁决策/澄清 |
|---|------|------|---------|-------------|
| I-7 | 是否启用完整 PP 模块？还是用简单库存移动+BOM 替代？ | CBF 仅组装，无工作中心/半成品/MRP | 可能不需要完整 PP | BOS / CBF |

### FI 模块

| # | 问题 | 背景 | 已有方向 | 待谁决策/澄清 |
|---|------|------|---------|-------------|
| I-8 | 预扣税适用范围：所有外国供应商？还是仅限特定国家/类型？ | 30% 税率，付款时触发 | — | CBF 财务/Vincent |
| I-9 | 预扣税计算基数：是否含增值税？ | 调研中未明确 | — | CBF 财务/Vincent |
| I-10 | 预扣税是否需要考虑双重征税协定？ | 比利时与多国有税收协定 | — | CBF 财务/Vincent |
| I-11 | 固定资产资本化阈值：多少金额以上资本化，以下费用化？ | 当前 Excel 管理，无明确规则 | — | CBF 财务/Vincent |
| I-12 | 固定资产是否存在在建工程（AUC/CIP）？ | 影响迁移方案 | — | CBF 财务/Vincent |
| I-13 | 数据迁移"无业务移动日"（业务冻结日期）定在哪天？ | 上线切换前提 | — | 余经理 + BOS |

---

## 二、Task（待执行）

### FI 模块

| # | 任务 | 负责人 | 来源 | 状态 |
|---|------|--------|------|------|
| T-1 | 提供更新版税码（按 Vincent 版本配置） | Vincent | 6/24 会议 | 待提交 |
| T-2 | 提交按地区分类的客户主数据清单（本地/欧盟内/欧盟外） | Vincent | 5/21 会议 | 待提交 |
| T-3 | 提供固定资产 Excel 数据（记录数、总价值、资产类别） | Vincent | Issue #7 | 待提供 |
| T-4 | 完成 YCOA 科目表与 Winbooks 的差异比对 | Vincent | 5/13 会议 | 进行中 |

### MM 模块

| # | 任务 | 负责人 | 来源 | 状态 |
|---|------|--------|------|------|
| T-5 | 清理 400+300 个税码，仅保留活跃清单 | Vincent | 5/13 会议 | 进行中 |
| T-6 | 提供委外加工示例数据（物料、供应商、成本结构） | 余经理 + Vincent | 5/13 会议 | 待提供 |
| T-7 | 邮件反馈 8 位物料编码兼容方案 | 王理 | 6/11 会议 | 待反馈 |
| T-8 | 试迁 20-30 个样品物料 | 王理 | 5/13 会议 | 待启动 |

### SD 模块

| # | 任务 | 负责人 | 来源 | 状态 |
|---|------|--------|------|------|
| T-9 | 出服务订单+物料混合行项目的销售订单解决方案 | Allen | 6/24 会议 | 待提供 |
| T-10 | 阅读 BDK 测试文档，列问题清单 | 业务团队 | 6/11 会议 | 待执行 |
| T-11 | 阅读 BMY（委外加工）测试文档，列问题清单 | 业务团队 | 6/11 会议 | 待执行 |

### 全模块

| # | 任务 | 负责人 | 来源 | 状态 |
|---|------|--------|------|------|
| T-12 | 确认并行测试环境 VAT 验证的 6 个测试场景 | Vincent + BOS | Issue #3 | 待税码到位后启动 |

---

## 三、已关闭（不再跟踪）

| 原 Issue | 内容 | 结论 | 关闭日期 |
|----------|------|------|---------|
| #1 服务订单 | 是否纳入 SAP | 6/24 确认：复用备件订单场景，纳入 SAP | 2026-06-24 |
| #4 上线策略 | 完全集成 vs 并行 | 6/24 确认：完全集成上线 | 2026-06-24 |
| #4 Payment Run | 第一阶段是否实施 | 6/24 确认：第一阶段不做，阶段二考虑 | 2026-06-24 |
| #8 物料编码 | CBW/CBF/统一标准 | 6/11 确认：短期维持现状，王理研究兼容方案 | 2026-06-11 |

---

*最后更新：2026-07-08 | 来源：CBF Blueprint V1.7 + 会议纪要 4-6月*
